CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Cancellation of tender procedures
Article 38
1
The ECB may cancel a tender procedure at any time before the contract is signed without the candidates or tenderers being entitled to any compensation.
2
The ECB's decision to cancel shall comply with the general principles set out in Article 3(1).
3
The ECB shall substantiate the decision and bring it to the attention of the candidates or tenderers.